\section{Prise de recul}
 Il était très important une fois le projet presque terminé de faire le point sur  tout ce qui a été fait et d'en tirer des leçons utiles pour les projets futurs.\\\\
Tout d'abord nous avons pu constater que durant la mise en place  du planning nous n'avons  pas tenu compte de la réalisation de l'interface graphique. Cependant, cette partie a duré tout le long du projet et à demander beaucoup de ressources tant humaine que temporelle. On comprend alors que ce qui en amont peut paraître sans aucune importance, peut s'avérer être d'une grande ampleur par la suite. Ainsi, il est important lorsque l'on effectue un  planning de considérer tous les points et de réfléchir sur ceux-ci même si nous les considérons minimes.\\
 En outre, nous avons considérer au début que nous allions récupérer les bouts de codes des logiciels libres existantes étudiés. Cependant, nous nous sommes rendus très vite compte que cela n'était pas possible. Toutefois, l'analyse des différents logiciels à faciliter la compréhension du logiciel à réaliser.De plus, nous avons pu tirer profit des avantages et inconvénients des logiciels existants en évitant de refaire les mêmes erreurs et en copiant si l'on peut le dire les avantages. \\\\
On constate qu'il est souvent  difficile de répondre aux besoins du client. Nous avons pu constater cela avec la réalisation de l'interface utilisateur. En effet, chacun avait  sa propre  vision de l'interface et en fonction de son expérience peut considérer qu'une option est facile à utiliser ou pas, ou que cette fonction est utile pour le logiciel. Toutefois, il fallait par dessus tout créer une interface intuitive, facile à utiliser,  même sans manuel d'utilisation  et qui répond au mieux au dessein du client.\\
 Le client peut  aussi avoir une vision du logiciel qui n'est pas forcement facilement implémentable. Il est  donc très important de faire des réunions régulières avec celui-ci afin d'échanger les idées et de trouver le juste milieu entre les différents avis mais surtout un avis qui  le satisfait.\\\\
Enfin, on a pu constater avec les expériences  des années précédentes, que la réalisation en parallèle de différents projets pouvait faire que l'on privilégie un projet plus qu'un autre. Pour éviter cela avec le projet de PFA, nous avons décider d'un commun accord d'un jour dans la semaine où tout le monde devrait impérativement être là pour travailler, échanger, discuter du projet. Respecter ce jour nous a permis d'avoir une certaine ligne de conduite et de mener à bien notre projet mais surtout d'apprendre à avoir une certaine rigueur.
